---
type: plan
node_id: plan:sampling-params-plan
title: "采样参数透传实现计划(issue #4)"
date: 2026-07-31
---

# 采样参数透传实现计划(issue #4)

正文: `2026-07-31-sampling-params.md`。实现 `design:sampling-params`。

- **任务数**: 11 个,每个一次提交、独立可验证。Task 1-4 是 issue 诉求的最小闭环;Task 5-8 是设计中「issue 未提但必须处理」的部分(地基不变式、遥测三入口、两后端落列、决策 G 剥离),不可跳过。
- **关键接口已在计划 §1 定死**: `validate_request_overlay()` / `merge_sampling()` / `canonical_sampling_json()` 三个纯函数落 `types.py`(最内层),`ChatRequest.sampling`、`SourceConfig.extra_body` 两个新字段,`build_cache_key()` 与 `chat()` 的新签名。
- **审查暴露的执行陷阱(已写进计划)**: ① 两个 `_record_minimal()` 的硬编码 20 键 fields dict 必须同步,否则 `row = tuple(fields[col] for col in _COLUMNS)`(在 try 之外)抛裸 `KeyError` 让两侧落库测试全红;② `SourceConfig` 加 mapping 字段后不再 hashable、`asdict`/`deepcopy` 失效——已核实库内无调用点会踩,作为已知后果显式接受并加锁定测试;③ 各文件需新增的 import 逐一列出(`types.py` 无 `from __future__ import annotations`,注解在类体求值);④ `validate_request_overlay` 的校验顺序必须先查 str 键再试序列化,否则非 str 键会被误报成"值不可序列化"。
- **测试证据门**: 每个任务合并前须出示先失败后通过的证据。Task 5 单列一条地基不变式回归——决策 C/D 都建立在「`sampling` 跨层恒定」之上,而这条目前只靠 `dataclasses.replace` 的约定,无机械执法;该测试须在故意破坏 `structured.py` 时验证过确实变红。
- **共享后端纪律**: Task 7、Task 11 涉及 PG `polygateway` 库,严禁与其他会话并跑(含 git 钩子触发的测试)。
- **审查留痕**: Codex CLI 不可用(vendor 二进制缺失),派全新上下文 subagent 只读审查。报 5 项必修(两处测试文件路径不存在、`_record_minimal` 漏项、Gitea Wiki 同步漏整块、`SourceConfig` 可哈希性后果未声明),逐条核实后全部采纳;5 条建议(import 清单、校验顺序、Task 5 落点表述、`make ci` 勿嵌套 `conda run`、`test_ports.py` 的 `_DummyRecorder` 同步)亦已收进。
