---
type: plan
node_id: plan:est-tokens-decoupling
title: "est_tokens 解耦实施计划"
date: 2026-07-30
---

# est_tokens 解耦实施计划

全文见 [2026-07-30-est-tokens-decoupling-plan.md](2026-07-30-est-tokens-decoupling-plan.md)。实现设计 [est-tokens-decoupling](../designs/est-tokens-decoupling.md)。

- **5 个任务**: T1 加派生能力与三态值域常量(零行为变更)→ T2 五个入场/结算点切到派生值(零行为变更,因显式值优先)→ T3 值域三态生效(行为变更主体)→ T4 解绑 `tpm > 0 ⇒ est_tokens > 0`(派生值真正启用)→ T5 权威文档、CHANGELOG、wiki 与 issue 回帖。
- **排序是硬约束,不可调换**: 三处改动互相牵制且中间态**静默偏差、不报错**。先改 usage 兜底为 `(0,0)` 而结算点未切派生值 → 成功调用押金整笔退回(TPM 闸退化成进门即放行);先解绑约束而结算点未切 → 同样泄漏;先改 `openai_compat.py:176` 而 `_merge` 仍是二值 `any(=="estimated")` → `unavailable` 批被误标 `measured` 且 cost 照算。
- **T2 的等价性是安全阀**: 约束未解绑时 `effective_est_tokens()` 恒返回显式值,故 T1/T2 后行为逐字不变,现有测试全绿即为证明;T3 才是唯一的行为变更点。
- **保真校验(不新增移植,但触及关键资产)**: 不得改 Redis Lua 与内存后端的窗口/租约算法(只改传入 `try_acquire` 的数值来源)、不得改 `settle` 多退少补与幂等语义、不得改错误四分类归属、`ocr.py` 一字不动、遥测 18 字段冻结且无 DDL。
- **最易漏的测试**: T4 的"成功侧结算不退多"——未填 `est_tokens` 且 usage 帧缺失的**成功**调用后,TPM 窗口残留须等于派生预扣量而非 0。这正是独立审查在设计阶段抓出的缺陷,实施阶段必须有回归钉死。
- **发布口径**: 缺口度量必须写成 `WHERE usage_source='unavailable' AND cache_hit = false`——缓存命中行按裁决 cost 为 `0.0` 且标 `unavailable`,本无账目缺口,不加限定则度量偏高。
