---
type: plan
node_id: plan:plan-issue15-telemetry-pool-lifecycle
title: "实现计划: 遥测连接池的资源语义与生命周期(issue #15)"
date: 2026-08-24
---

# 实现计划: 遥测连接池的资源语义与生命周期(issue #15)

正文: `2026-08-24-issue15-telemetry-pool-lifecycle.md`(326 行)。实现 [[design:issue15-telemetry-pool-lifecycle]]。

- **八个任务**: T0 分支与基线(把已完成的 Python 3.12 迁移落盘)→ T1 D 组所有权纪律(独立回滚点)→ T2 C 组 tracker 与状态快照 → T3 A 组池语义与两个新配置键 → T4 有界关闭 → T5 B 组失败三分与冷却降级(核心)→ T6 真实 PG 集成验证 → T7 文档与发布说明。
- **顺序的关键理由**: tracker(T2)排在池语义(T3)与失败判据(T5)**之前**——后两步的每个降级点都要向 tracker 报告,反过来做要把日志代码返工一遍。代价是 T2 结束时 `_failed` 与 tracker 状态**临时并存**(为了让 T2 能独立全绿提交),T5 必须收掉,两份状态只允许存活一个任务的跨度。
- **执行前必读的两条事实**: ① Python 3.12 迁移的改动**还在 main 的工作区未提交**(T0 第一件事就是落到分支);② **建池路径今天零测试覆盖**——全 `tests/` 对 `create_pool`/`_open_pool` 的引用数为 0,现有 PG 用例一律经 `pool=_FakePgPool(...)` 注入、走 `_external_pool=True` 分支从不建池。这正是 `min_size=10` 潜伏至今的原因,也意味着 T3 要建这一路的**第一个**用例。
- **提交门是任务边界的实际约束**: `.claude/scripts/hooks/pre-commit-guard.sh` 对每次 `git commit` 阻塞式跑 ruff + radon(圈复杂度 ≥C 即拦)+ 全套件。由此两条硬约束: 不得留红态跨提交(不能把一个行为拆成"改实现"和"改测试"两次);T5 同时改三个降级点,`record_llm_call` 逼近 C 时必须抽私有方法——这不算计划外重构,是提交门的硬要求。
- **两条既有承诺挂了检查点,不得被本次改动破坏**: [[design:issue13-schema-mode]] 的"manual 档缺列时裁剪 INSERT 继续写、逐行暴露"(故 `42703` 是失败分类的唯一具名例外)、[[design:issue9-telemetry-ddl-probe]] 的"表存在就绝不发 DDL"(`to_regclass` 探测那段控制流一行不动)。
- **保真校验不适用**: 遥测后端无 `reference/` 蓝本(ARCH §7.8 明记"参考仓无先例: 三项目遥测全 SQLite")。

